# 회의 진행 - 회의록 서비스

# 회의 진행 중

00:00

### 참석자 (3명)

김
김민준
발언 중 ✍️
박
박서연
온라인
이
이준호
온라인

### AI 제안

✨ 회의록 요약 제안
현재까지 논의된 핵심 내용:
1. 신규 기능 개발 일정
• 3월 말 완료를 목표로 MVP(Minimum Viable Product) 개발 착수
• 주요 마일스톤: 3/10 UI 완성, 3/20 AI 통합, 3/30 베타 테스트
• 이전 회의(2024-10-15) 대비 일정 2주 단축 결정
2. API 설계 및 개발 담당
• 이준호님이 RESTful API 설계 총괄 담당
• OpenAPI 3.0 명세서 작성 우선 진행
• 기존 레거시 시스템과의 연동 인터페이스 고려 필요
3. 예산 편성 확정
• 총 5천만원 확정 (개발비 3천, 인프라 1.5천, 예비비 5백)
• 클라우드 비용 절감을 위해 스팟 인스턴스 활용 검토
📎 참고자료:
• 2024년 4분기 제품 기획 회의 (2024-10-15)
• API 설계 리뷰 회의 (2024-09-28)
📋 액션 아이템(Todo) 자동 추출
발언 내용에서 5개의 실행 항목을 감지했습니다:
1. API 명세서 작성
• 담당: 이준호 (발언: "제가 이번 주까지 OpenAPI 명세서 초안 작성하겠습니다")
• 마감: 2025-03-25 (3월 25일)
• 우선순위: 높음 (다른 개발 작업의 선행 조건)
• 출처: 14:23 발언
2. UI 프로토타입 완성
• 담당: 최유진 (발언: "피그마 작업물을 다음 주 월요일까지 마무리할게요")
• 마감: 2025-03-15 (3월 15일)
• 우선순위: 높음
• 출처: 14:31 발언
• 참고: 이전 디자인 가이드 (2024-09-10)
3. 예산 편성안 최종 검토
• 담당: 박서연 (발언: "클라우드 비용 재산정 후 최종 검토하겠습니다")
• 마감: 2025-03-20 (3월 20일)
• 우선순위: 보통
• 출처: 14:45 발언
• ⚠️ 주의: 이전 회의에서 지연된 항목 (현재 진행률 30%)
4. 레거시 시스템 연동 방안 검토
• 담당: 이준호, 정도현 (공동)
• 마감: 2025-03-18 (3월 18일)
• 우선순위: 높음 (기술적 리스크 요인)
• 출처: 14:52 발언
5. 베타 테스트 참여자 모집
• 담당: 김민준
• 마감: 2025-03-28 (3월 28일)
• 우선순위: 보통
• 출처: 15:03 발언
• 목표: 내부 테스터 10명 이상
💡 AI 분석: 총 5개 항목 중 3개가 높은 우선순위로 분류되었습니다. 마감일 기준 가장 시급한 항목은 "레거시 시스템 연동 방안 검토"입니다.
🔍 전문용어 감지 및 맥락 기반 설명
"API Gateway" 전문용어가 감지되었습니다
💡 간단한 정의
클라이언트와 백엔드 마이크로서비스 사이의 단일 진입점 역할을 하는 서버. 요청 라우팅, 인증, 속도 제한, 로드 밸런싱 등을 처리합니다.
🔗 우리 조직 내 사용 맥락
• 이전 회의 논의: API 설계 리뷰 회의 (2024-09-28)에서 AWS API Gateway vs Kong Gateway 비교 검토 완료
• 최종 결정: AWS API Gateway 채택 결정 (서버리스 아키텍처와 통합 용이)
• 담당자: 이준호님이 API Gateway 설정 및 Lambda 통합 담당
• 관련 문서: 사내 위키 - API Gateway 구축 가이드
• 예상 비용: 월 약 50만원 (요청 100만건 기준)
• 보안 정책: JWT 토큰 기반 인증, Rate Limiting 500req/min 설정 예정
📚 참고 자료
• API 설계 리뷰 회의록 (2024-09-28)
• 기술 아키텍처 문서 v2.1
• AWS 비용 산정서
• 관련 Todo: API Gateway 설정 (진행중 40%)
⚠️ 회의 효율성 개선 제안
AI가 회의 진행 패턴을 분석한 결과입니다:
1. 예산 논의 시간 과다 (23분)
유사한 회의(2024-10-15)에서는 15분 소요. 사전 자료 공유로 8분 단축 가능.
2. 미해결 이슈 감지
"레거시 연동 방안"이 3번 언급되었으나 구체적 결론 없음. 별도 후속 회의 권장.
✅ 잘 진행된 부분
명확한 담당자 지정과 마감일 설정으로 실행력 높음. 참석자 발언 분포도 균형적 (김민준 28%, 박서연 25%, 이준호 32%, 기타 15%).

### 관련 자료

#### 📄 관련 회의록 (3건)

2024년 4분기 제품 기획 회의
2024-10-15 | 관련도 92%
신규 회의록 서비스 MVP 개발 일정 논의. AI 기능 우선순위와 예산 확정.
🔗 공통 키워드: AI 기능, 예산, 일정
API 설계 리뷰 회의
2024-09-28 | 관련도 78%
RESTful API 설계 원칙과 보안 정책 확정. 담당자별 역할 분담.
🔗 공통 키워드: API 설계, 이준호 담당
주간 진행 상황 점검
2024-10-10 | 관련도 71%
전주 대비 개발 진행률 점검. UI 프로토타입 완료, 백엔드 개발 지연.
🔗 공통 키워드: 진행률, 일정

#### 📋 관련 업무이력 (2건)

API 명세서 작성 진행중
담당: 이준호 | 마감: 3월 25일 | 진행률 60%
출처: 2025년 1분기 제품 기획 회의 (2025-10-25)
🔗 관련 사유: 현재 논의 중인 API 설계와 직접 연관
예산 편성안 검토 지연
담당: 박서연 | 마감 2일 경과 | 진행률 30%
출처: 2025년 1분기 제품 기획 회의 (2025-10-25)
🔗 관련 사유: 예산 논의 시 참조 필요